Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

https://tayninh.gov.vn

Thông tin lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bời Lời (đoạn từ ngã ba Lâm Vồ đến ngã tư Đại Đồng)

Ngày 09/5/2025, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bời Lời (đoạn từ ngã ba Lâm Vồ đến ngã tư Đại Đồng)
STT Tên chủ đầu tư Tên gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện gói thầu Tùy chọn mua thêm Giám sát hoạt động
Tên gói thầu Tóm tắt công việc chính
1 Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Tư vấn khảo sát, lập phương án di dời hệ thống đường dây trung – hạ áp và trạm biến áp Khảo sát, lập phương án di dời hệ thống đường dây trung - hạ áp và trạm biến áp Chỉ định thầu thông thường 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ 45 ngày Quý II/2025 Trọn gói 30 ngày Không áp dụng  
2 Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Tư vấn thẩm tra phương án di dời hệ thống đường dây trung - hạ áp và trạm biến áp Thẩm tra phương án di dời hệ thống đường dây trung - hạ áp và trạm biến áp Chỉ định thầu thông thường 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ 45 ngày Quý II/2025 Trọn gói 15 ngày Không áp dụng  
3 Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Thi công di dời hệ thống đường dây trung – hạ áp và trạm biến áp Thi công di dời hệ thống đường dây trung - hạ áp và trạm biến áp, cụ thể gồm: Di dời đường dây trung áp bao gồm trụ; Di dời trạm biến áp 1 pha; Di dời trạm biến áp 3 pha; Di dời đường dây hạ áp bao gồm trụ; Thí nghiệm hiệu chỉnh. Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng) 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ 70 ngày Quý III/2025 Trọn gói 45 ngày Không áp dụng  
4 Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Tư vấn giám sát di dời hệ thống đường dây trung – hạ áp và trạm biến áp Giám sát di dời hệ thống đường dây trung – hạ áp và trạm biến áp Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng) 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ 70 ngày Quý III/2025 Trọn gói 45 ngày Không áp dụng  
5 Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Tư vấn điều tra khảo sát, lập phương án – dự toán rà phá bom mìn Điều tra khảo sát, lập phương án – dự toán rà phá bom mìn Chỉ định thầu thông thường 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ 45 ngày Quý II/2025 Trọn gói 15 ngày Không áp dụng  
6 Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Thi công thực hiện rà phá bom mìn Thi công thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ trước khi thi công xây dựng công trình Chỉ định thầu thông thường 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ 45 ngày Quý III/2025 Trọn gói 30 ngày Không áp dụng  
7 Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Tư vấn giám sát chất lượng thi công rà phá bom mìn Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ Chỉ định thầu thông thường 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ 45 ngày Quý III/2025 Trọn gói 30 ngày Không áp dụng  
8 Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Chỉ định thầu rút gọn   15 ngày Quý II/2025 Trọn gói 15 ngày Không áp dụng  
9 Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Khảo sát, địa hình, địa chất khảo sát nền mặt đường hiện hữu và mỏ vật liệu xây dựng; Lập hồ sơ khảo sát hoàn chỉnh; Lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng) 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ 70 ngày Quý II/2025 Hỗn hợp (Phần khảo sát: Theo đơn giá cố định; Phần lập thiết kế: Trọn gói) 45 ngày Không áp dụng  
10 Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Tư vấn giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công Giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công Chỉ định thầu rút gọn   15 ngày Quý II/2025 Trọn gói 45 ngày Không áp dụng  
11 Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Chỉ định thầu rút gọn   15 ngày Quý III/2025 Trọn gói 15 ngày Không áp dụng  
12 Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Bảo hiểm công trình Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng Chỉ định thầu rút gọn   15 ngày Quý III/2025 Theo tỷ lệ phần trăm 900 ngày Không áp dụng  
13 Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Tư vấn giám sát thi công xây dựng phần điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông Giám sát thi công xây dựng phần điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông Chỉ định thầu rút gọn   15 ngày Quý III/2025 Trọn gói 900 ngày Không áp dụng  
14 Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình, gồm có: Thi công phần đường; Thi công phần cầu; Thi công phần thoát nước thải; Thi công phần thoát nước mưa; Thi công phần điện (bao gồm điện chiếu sáng và Đèn tín hiệu giao thông) Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng) 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ 70 ngày Quý III/2025 Theo đơn giá cố định 900 ngày Không áp dụng  
15 Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông Thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng  Chỉ định thầu rút gọn   15 ngày Quý IV/2027 Trọn gói 15 ngày Không áp dụng  
16 Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Tư vấn kiểm toán Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng) 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ 70 ngày Quý IV/2027 Trọn gói 45 ngày Không áp dụng  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây