Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

https://tayninh.gov.vn

Đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án, công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh

Chiều ngày 23/5/2024, Tổ Công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông (Tổ Công tác hạ tầng) báo cáo tiến độ thực hiện các dự án và cho ý kiến dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Tổ công tác. Đồng chí Dương Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự phiên họp

Trong năm 2024 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công là 253,791 tỷ đồng, tổng nguồn vốn được phân khai cho 34 dự án (21 dự án triển khai thi công trong năm 2024, 05 dự án chuẩn bị đầu tư và 8 dự án thanh toán khối lượng và quyết toán). Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh, đến ngày 20/5/2024, giá trị giải ngân vốn của các dự án, công trình chỉ đạt 50,442 tỷ đồng (tỷ lệ 19,88% kế hoạch giao); ước đến hết 30/6/2024 giải ngân đạt 75,295 tỷ đồng (tỷ lệ 29,67% kế hoạch giao) và đến hết 30/9/2024 ước giải ngân được 240,760 tỷ đồng (tỷ lệ 94,87% kế hoạch giao).

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện

Đối với tiến độ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, tổng vốn kế hoạch năm 2024 được UBND tỉnh giao là hơn 237,9 tỷ đồng, tổng nguồn vốn được phân khai cho 34 dự án (18 dự án thực hiện đầu tư năm 2024, 06 dự án chuẩn bị đầu tư và 10 dự án đang thanh toán khối lượng và đã thực hiện). Đến ngày 15/5/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh đã giải ngân 71,052 tỷ đồng (tỷ lệ 29,86 vốn kế hoạch); ước đến hết 30/6/2024 giải nhân đạt 98,610 tỷ đồng (tỷ lệ 41,45% vốn kế hoạch) và đến hết 30/9/2024 giải ngân đạt 178,434 tỷ đồng (tỷ lệ 75% vốn kế hoạch).

Nguyên nhân chủ yếu tỷ lệ giải ngân chưa đạt mục tiêu đề ra do công tác đấu thầu chưa đảm bảo tiến độ, điều kiện trúng thầu chưa đạt yêu cầu phải tổ chức đấu thầu lại; nguồn lực thi công hạn chế; tiến độ giải phóng mặt bằng.

Tại cuộc họp, đại diện các Ban Quản lý dự án và các sở, ngành giải trình, làm rõ những khó khăn, tồn tại trong công tác triển khai các dự án đầu tư; vướng mắc về giải phóng mặt bằng; quy hoạch điều chỉnh, đồng bộ với các dự án trong khu vực; một số cơ chế, chính sách liên quan... Đồng thời đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư trong những tháng còn lại trong năm 2024.

Đồng chí Dương Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá tỷ lệ giải ngân các dự án chưa cao. Để đảm bảo hoàn thành tiến độ thực hiện các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị phải tiếp tục đôn đốc, theo dõi chặt chẽ công việc, triển khai giải pháp tăng cường triển khai nội dung các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Các chủ đầu tư tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp với các địa phương, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thực hiện lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu chặt chẽ, công khai, minh bạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công, đảm bảo tiến độ thực hiện.

          Sỹ Nguyên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây