Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

https://tayninh.gov.vn

Đề nghị sớm triển khai thi công trạm cấp nước phục vụ sinh hoạt cho người dân trên địa bàn ấp An Thới, xã An Hòa và khu vực Khu công nghiệp An Tịnh

Trả lời:

Dự án nhà máy cung cấp nước sạch, quy mộ dự án: Giai đoạn I công suất 30.000m3/ngày đêm, Giai đoạn II (năm 2030) công suất 100.000m3/ngày đêm tại ấp Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng (nay là phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng), tỉnh Tây Ninh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 22/12/2016.

Theo ý kiến của Công ty thì việc chậm triển khai dự án là do công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, kéo dài nên không thể triển khai xây dựng; các hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường dù đã có quyết định thu hồi đất từ năm 2018 đến nay vì cho rằng giá đất bồi thường thấp không chịu nhận.

Công ty nộp hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư (đề xuất điều chỉnh dự án, chia làm 02 giai đoạn để triển khai, sẽ thực hiện trước giai đoạn 1 đối với phần đất đã đền bù giải phóng mặt bằng), UBND tỉnh đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2446/QĐ-UBND, điều chỉnh lần thứ nhất: ngày 22/11/2023. Trong đó, quy định:

“Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Giai đoạn 1 (công suất 29.000m3/ngày đêm): vận hành đi vào hoạt động quý 02/2025.

- Giai đoạn 2 (nâng công suất lên 100.000 m3/ngày đêm): Năm 2030”.

Hiện nay, Công ty đang triển khai thủ tục đất đai và các thủ tục có liên quan để triển khai xây dựng theo tiến độ thực hiện dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây